4.+Definición+de+límites.+Temporalización+del+proyecto

Esta planificación ha sido elaborada mediante un informe GANTT. Para saber qué es un Gantt, [|pincha aquí]. Descargar la aplicación [|aquí].

(AQUI HABRÁ INTEGRAR EL GANT YA REALIZADO POR mernan)

También podéis poner un enlace, por ejemplo a la misma imagen: Para llegar hasta aquí he hecho lo siguiente: 1. Guardo y luego abro vuestro archivo gantt. 2. He añadido algunas cosas (descripciones de fechas, etc) a la planificación. Después he pinchado proyecto, exportar y me he guardado la planificación como una imagen. He venido al wiki, y he subido la imagen. Después he editado la página y he pinchado en insertar imagen. Para presentar el enlace en la imagen, he copiado la url del archivo imagen que había subido...(Desi)





Para la definición de los límites y temporalizacion del proyecto se ha utilizado un Gantt que a su vez genera un pert siguiendo las siguientes cuatro etapas:

Etapa 1 Analisis de la tarea con 24 dias de duración y dividida en cuatro subetapas. una general de analisis, otra de composiiion del equipo, otra de constitcion de los responsables de formación y otra de eleboración del presupuesto.

Etapa 2 Acuerdos y concreción. Adecaundo la esttrategia de acuerdos a la etapa de analisis. Se desarrollará en dos meses.

Etapa 3 Diseño real de la acción formativa de una duracion de 3 meses y una semana

Etapa 4 Desarrollo del proyecto completo hasta la implementación, con un aduracion prevista de tres meses y una semana.